مدیرعامل شرکت احداث آزادراه مشهد-چناران خبر داد

پیشرفت 33 درصدی پروژه آزادراه مشهد-چناران در سال 1403 و اجرای برنامه‌های تکمیل فاز نخست

گزارش/ مدیرعامل شرکت احداث آزادراه مشهد-چناران که زیرمجموعه بنیاد بهره‌وری موقوفات است از پیشرفت اجرای پروژه به میزان33  درصد و آزادسازی اراضی مسیر به میزان حدود 75 درصد تا پایان سال 1403 و برنامه‌های آینده این شرکت برای تکمیل فاز نخست خبر داد.

کد خبر: ۳۶۶۳۷۵

تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۸

به گزارش آستان نیوز، محمد مظهری در گفت ‌وگو با خبرنگار ما از تلاش‌های هیئت مدیره این شرکت و تیم اجرایی و برنامه‌های پیش‌رو برای تکمیل فاز نخست پروژه تا پایان سال 1404 به شرط تأمین مالی مناسب خبر داد. پروژه آزادراه مشهد-چناران یکی از پروژه‌های استراتژیک برای بهبود حمل‌ونقل و تسهیل دسترسی به مشهد مقدس و تکمیل کریدور آزادراهی شرق کشور است. این پروژه در سال‌های اخیر با حمایت آستان قدس رضوی و وزارت راه و شهرسازی در حال اجراست که در سال 1403 به پیشرفت‌هایی در زمینه تأمین مالی دست یافته است.

تغییرات در اولویت اجرایی پروژه

مظهری درباره جزییات و تغییرات در اولویت اجرایی پروژه توضیح داد: به منظور کاهش هزینه‌ و تسریع در روند بهره‌برداری، اولویت اجرایی پروژه به محدوده 16 کیلومتر ابتدایی مسیر آزادراه(از مشهد تا ناظریه و اتصال به بزرگراه آسیایی و کنار گذر شمالی) منتقل شده است. این تغییر موجب کاهش ترافیک ورودی شهر مشهد و بهره‌برداری سریعتر از پروژه می‌شود. 5 کیلومتر از ابتدای مسیر آزادراه به دلیل وجود در محدوده شهری به عهده شهرداری است.

تأمین منابع مالی

مدیرعامل شرکت احداث آزادراه مشهد-چناران در خصوص منابع مالی این پروژه گفت: تأمین منابع مالی پروژه در سال 1403 از طریق بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی، با تخصیص اراضی و املاک به ارزش یک‌هزار میلیارد تومان و همچنین از سوی دولت فعلاً به مبلغ 300 میلیارد تومان انجام شده است. همچنین ادامه تأمین مالی سهم دولت توسط این شرکت در دست پیگیری است. وی افزود: این پروژه به صورت مشارکت BOT بین آستان قدس رضوی و وزارت راه و شهرسازی در حال اجرا است.

تورم و تأثیرات منفی آن

مظهری درباره تأثیرات منفی تورم در این پروژه بیان کرد: با وجود تأمین منابع مالی برای بخشی از پروژه، چالش‌هایی مانند افزایش تورم بر هزینه‌های آن تأثیر گذاشته است. در واقع هزینه‌های سنواتی به دلیل تورم، موجب افزایش هزینه‌های تمام‌شده پروژه شده است که با عنایت به این موضوع می‌بایست هر چه سریعتر نسبت به تکمیل و بهره‌برداری از فاز اول اجرایی و تأمین منابع مالی مورد نیاز اقدام کرد.

از کاهش ترافیک تا بهبود دسترسی به ورودی مشهد

مدیرعامل شرکت احداث آزادراه مشهد-چناران در خصوص آینده این پروژه و برنامه‌های پیشِ‌رو اظهار داشت: با تأمین منابع مالی به موقع که تاکنون بخشی از آن تخصیص داده شده و همکاری‌های لازم از سوی ارکان پروژه، فاز نخست که شامل 16 کیلومتر ابتدایی از مشهد تا تبادل ناظریه است ظرف مدت 18 ماه به بهره‌برداری خواهد رسید. این فاز به شدت به کاهش ترافیک و بهبود دسترسی به ورودی مشهد کمک خواهد کرد.گفتنی است، با وجود چالش‌های متعدد، پروژه آزادراه مشهد-چناران در سال 1403 پیشرفت 33 درصدی داشته است و همچنان با حمایت‌های مالی و مشارکت‌های مختلف در حال تکمیل است و برنامه‌های متعددی برای تسریع در پیشرفت آن در دست اجراست. طبق صحبت‌های مدیرعامل شرکت، با تامین منابع مالی مناسب و به موقع، ظرف مدت 18 ماه شاهد بهره‌برداری از فاز نخست این پروژه خواهیم بود.

گزارشگر: وحدانه آخوندشریف