مدیرعامل شرکت صنایع، معادن و عمران رضوی خبر داد؛

شتاب در توسعه پروژه‌های شرکت صمع رضوی در سال ۱۴۰۴

مدیر عامل شرکت صنایع، معادن و عمران رضوی از روند توسعه و تکمیل پروژه‌های ساختمانی خود در سال ۱۴۰۴ در راستای تسریع اجرای طرح‌های عمرانی و افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌ها خبر داد.

کد خبر: ۷۰۲۶۷۳

تاریخ: ۰۱ دی ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۳

به گزارش آستان نیوز، مهدی پسنده منش با تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های در دست اجرا، از پیشرفت قابل توجه پروژه‌های مسکونی، اصلاح و افزایش زیربنای چند طرح ساختمانی و تسریع در روند تکمیل پروژه‌های سرمایه‌گذاری این شرکت در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

وی اظهار داشت:عملیات اجرایی پروژه مسکونی امین با زیربنای یازده هزار مترمربع در ۱۱ طبقه (۲ طبقه منفی و ۸ طبقه روی همکف)، از آبان‌ماه ۱۴۰۲ آغاز شده است. این پروژه در پایان سال ۱۴۰۳ در مرحله تکمیل بتن‌ریزی سقف مثبت دوم قرار داشت و از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، اجرای اسکلت ساختمان، سرویس‌پله‌ها و رمپ طبقات منفی تکمیل گردیده و عملیات دیوارچینی نیز در حال انجام است.

پسنده منش افزود: شایان ذکر است که در این مدت، اصلاح، بازنگری نقشه‌های اجرایی و پلان‌ها منجر به افزایش ۲۰۰ مترمربع به زیربنای قابل فروش پروژه شده است.

وی ادامه داد: اخذ گواهی عدم خلاف پروژه در پایان مراحل اداری شهرداری قرار دارد که ماحصل این فرایند، تثبیت افزایش ۱۳۵۰ مترمربع در زیربنای کل پروژه خواهد بود. همچنین خرید تجهیزات مکانیکی و برقی جهت اجرای تأسیسات ساختمان آغاز گردیده است.

مدیرعامل شرکت صمع رضوی در ادامه به پروژه مسکونی دانشجو ۱۵ اشاره کرد و گفت: این ساختمان با زیربنای ۳۱۰۰ مترمربع، شامل ۱۳ واحد مسکونی، دردست ساخت است. از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون اقداماتی ازجمله اصلاح پروانه و افزایش سطح اشغال از ۶۰ به ۶۸ درصد، اصلاح و بازنگری نقشه‌ها باتوجه به افزایش زیربنا، تخریب ساختمان قدیمی، پایدارسازی گود و آغاز اجرای اسکلت فلزی انجام شده است.

وی، افزود: پروژه مسکونی فرامرز عباسی ۲۵ نیز با زیربنای ۱۱۳۲ مترمربع در ۵ طبقه روی همکف در حال احداث است. عملیات این پروژه از ابتدای سال ۱۴۰۴ آغاز و تاکنون عملیات خاکی و اجرای فونداسیون، ساخت وحمل و نصب اسکلت فلزی و اجرای سقف‌های همکف و اول تکمیل و تیغه‌چینی طبقات نیز آغاز شده است. همچنین اخذ گواهی عدم خلاف پروژه با افزایش حدود ۱۰۰ مترمربع زیربنای قابل فروش در مراحل نهایی قرار دارد.

پسنده منش درباره پروژه مسکونی دانشجو ۳۰ نیز اظهار کرد: این پروژه با زیربنای ۶۳۲۱ مترمربع در پایان سال ۱۴۰۳ تا طبقه مثبت دو در مرحله اجرای اسکلت بوده است و از ابتدای ۱۴۰۴ تاکنون، اسکلت پروژه تکمیل و عملیات بتن‌ریزی سقف‌ها و دیوار‌های برشی از طبقه منفی یک تا مثبت سه به انجام رسیده است. هم‌اکنون تیغه‌چینی در طبقات اول و همکف در حال تکمیل است. واحد‌های تجاری طبقه همکف نیز با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی تقریباً آماده شده و اجرای تأسیسات برقی پروژه آغاز گردیده است. اصلاح پروانه ساختمانی این پروژه با افزایش حدود ۱۳۰۰ مترمربع زیربنا در سال ۱۴۰۴ انجام شده و در مراحل پایانی قرار دارد. این افزایش ناشی از رشد سطح اشغال از ۶۸ به ۸۰ درصد و همچنین الحاق لچکی در ضلع غربی زمین به بنا می‌باشد.

مدیرعامل شرکت در پایان این گزارش اظهار داشت: با اتکا به توان مهندسی و ظرفیت‌های اجرایی شرکت، تکمیل پروژه‌های مسکونی با کیفیت مطلوب و در زمان‌بندی مقرر از مهم‌ترین اولویت‌های شرکت می‌باشد. تلاش داریم با به‌کارگیری راهکار‌های نوین، علاوه بر ارتقای بهره‌وری، ارزش افزوده بیشتری برای مجموعه و ذی‌نفعان پروژه‌ها ایجاد کنیم. بدون تردید، ادامه این مسیر با حمایت و هم‌افزایی تمامی بخش‌ها، دستاورد‌های بزرگ‌تری را در آینده نزدیک رقم خواهد زد.
{$sepehr_key_341}